Fedora Release Life Cycle/ru

Проект Fedora выпускает новую версию операционной системы примерно каждые 6 месяцев и обеспечивает обновление пакетов (поддержку) для этого выпуска приблизительно 13 месяцев. Что позволяет пользователям "пропустить выпуск", продолжая использовать систему, которая продолжает получать обновления.

Расписание разработки
Мы говорим разрабатывается и выпускается приблизительно каждые 6 месяцев потому что, как и все остальное, не всегда все получается как было запланировано.

Расписание для выпуска разрабатывается на странице  расписания выпуска. Alpha, Beta, Основной (final) выпуск происходит в 10:00am Eastern US Time, или в 1500UTC или 1400UTC в зависимости от того является ли время летним.

Методология составления расписания
Расписание выпусков Fedora выносится на рассмотрение и одобряется  Fedora Engineering Steering Committee (FESCo). FESCo отвечает за контроль технического направления Fedora. Основное расписания создается с помощью ключевых задач перечисленных ниже. Более детально график работ распределяется вокруг этих дат.

Шаги необходимые для создания нового расписания
Это немного необычная методика, но расписание можно легко создать с помощью TaskJuggler, созданная John Poelstra.


 * 1) Pick GA date (the Tuesday before May 1st or October 31st)
 * 2) Work backwards using consistent spacing for freezes, composes, and releases for Alpha, Beta, and Final, as described above
 * 3) Set the feature submission and completion dates working backwards from the Branch Freeze date
 * 4) The time between the feature submission deadline and the GA of the previous release is the time dedicated to development
 * 5) * Development time varies from from release to release based on how when the previous release finished
 * 6) * The freeze and testing time (from Branch Freeze until GA) is held constant from release to release

Обоснование расписания разработки
Обычно Fedora разрабатывает новый выпуск за шестимесячный период, чтобы обеспечить регулярное и предсказуемое расписание новых выпусков. Новые выпуски выходят два раза в год: Первого мая (Первомай) и на Хэллоуин (31 октября), что позволяет легко запомнить эти даты и избежать больших перерывов в работе из-за праздников. Изменения в этих стандартах должны быть одобрены выбранным комитетом Fedora Engineering Steering Committee (FESCo).

Шестимесячное расписание выпуска пришло из Red Hat Linux (предшественника Fedora). Предыдущий инженер по программному обеспечению Havoc Pennington предложил это. GNOME также начал следовать идеям успешно примененным в Red Hat Linux и последующей за ним Fedora, адаптировав подобным образом свой жизненный цикл. Несколько других основных компонентов, таких как ядро Linux, Openoffice.org, Xorg начали следовать расписанию выпуска релизов на временной основе. В то время как расписание сильно отличается для каждого из приведенных компонентов и других проектов, взаимодействие между этими компонентами и Fedora на основе шести-месячного расписания выпуска позволило достигнуть равновесия.

Планирование непредвиденных обстоятельств
Если Альфа, Бета или финальная Go/No Go встреча заканчивается определением "No Go", то данный этап и последующие этапы разработки будут отложены на одну неделю.

Одна неделя добавляется к расписания, чтобы поддержать практику выпуска по вторникам. One week is the added to the schedule to maintain the practice of releasing on Tuesdays. Tuesdays are the designated release day because they are good days for news coverage and the established day we synchronize our content with the mirrors that carry our releases. Go/No Go meetings receive input from representatives of FESCo, Release Engineering, and Quality Assurance.

График поддержки релиза
Мы заявляем поддержку в течение приблизительно 13 месяцев потому что предиод поддержки иелиза зависит от даты окончательного выпуска разрабатываемого релиза. В результате чего выпуск X поддерживается еще один месяц после выпуска релиза X+2.

Это означает что:


 * релиз будет поддерживать в течении 1 месяца после выпуска.
 * релиз будет поддерживаться в течении 1 месяца после выпуска.

Методология поддержки расписания
Эта методология описана End of life SOP.

Обоснование поддержки расписания
Fedora отдает приоритет инновационному свободному и открытому программному обеспечению, которое динамично развивается. Если вы хотите разрабатываете или используете программное обеспечение с более медленным жизненным циклом можно использовать Red Hat Enterprise Linux, которое является производной Fedora или свободный его аналог CentOS. За более детальной информацией обращайтесь к странице RHEL.

Исторически проект Fedora поддерживает два выпуска, плюс Rawhide и Historically, the Fedora Project has found supporting two releases plus Rawhide and the pre-release Branched code to be a manageable work load.

= Additional Release Schedule Information =
 * Overview of Releases, including currently supported releases
 * Unsupported Releases
 * Historical Release Information